Thông báo về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án (lần 4)

Thông báo về việc mời các đơn vị có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm nộp hồ sơ năng lực tham gia viết đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: "Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn đến năm 2025" (lần 4)

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Nhà nước cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện 41 dự án/168.084 triệu đồng (ngân sách Trung ương 30.040 triệu đồng, ngân sách địa phương 138.044 triệu đồng) tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND, cụ thể:

- Dự án chuẩn bị đầu tư (02/41 dự án): 2.400 triệu đồng (ngân sách địa phương).

- Dự án chuyển tiếp (17/41 dự án): 54.482 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương (trong đó: ngân sách tập trung 46.832 triệu đồng; xổ số kiến thiết 7.650 triệu đồng).

- Dự án khởi công mới (15/41 dự án): 70.891 triệu đồng (ngân sách Trung ương 30.040 triệu đồng, ngân sách địa phương 40.851 triệu đồng).

- Dự án thanh toán khối lượng (07/41 dự án, trong đó: 03/07 dự án đã phê duyệt quyết toán, 04/07 dự án đang trình hồ sơ quyết toán): 40.311 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất).

capture 3

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải ngân từ đầu năm đến ngày 10/11/2023: 126.766 triệu đồng (ngân sách Trung ương 19.175 triệu đồng, ngân sách địa phương 107.591 triệu đồng), đạt tỷ lệ 75,42%, tăng 1,88% so với kết quả thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản đến ngày 31/10/2023 và bằng so với cùng kỳ.

Dự kiến khối lượng thực hiện và ước giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 30/11/2023: 134.756 triệu đồng (ngân sách Trung ương 23.700 triệu đồng, ngân sách địa phương 111.056 triệu đồng), đạt tỷ lệ 80,17%.

Đánh giá chung, các dự án được triển khai thi công cơ bản đáp ứng tiến độ về khối lượng, tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian còn lại (khoảng 2 tháng) của năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng dự án để đảm bảo đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 100% vốn giao.

 

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi